## 7月1日

### 今日计划

| 重要工作事项              | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 把路由定下来              | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 编写builder.vm            | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder管理页基本结构     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成Plugin API编写        | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 完成Plugin与UiPage数据表  | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 探究kunlun搭建apaas build | ⛑ 延期   | 0      |          |                |

### 明日计划

- builder管理页UI绘制
- 和晓峰One on one（OKR/试用期目标）
- 完成Plugin API编写
- 完成Plugin与UiPage数据表

### 后续计划

- 探究kunlun搭建apaas build

---

## 7月4日

### 今日计划

| 重要工作事项                       | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ---------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| builder管理页UI绘制                | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| Plugin与PluginList的VM编写         | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| PluginConfig与PublishMangement页面 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 和晓峰One on one（OKR/试用期目标） | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成Plugin API编写                 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成Plugin与UiPage数据表           | ⛑ 延期   | 0      |          |                |

### 明日计划

- 把与晓峰的谈话整理成文章
- builder按钮修改
- 版本管理api确定
- Plugin API review
- 竞品调研 - https://retool.com/

### 后续计划

- 写试用期目标
- 与词伟一起完成Q3 OKR制定
- 完成竞品调研文章
- 探究kunlun搭建apaas build
- 完成Plugin与UiPage数据表

---

## 7月5日

### 今日计划

| 重要工作事项                          | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                     | 协作方（如有） |
| ------------------------------------- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |
| 把与晓峰的谈话整理成文章              | ❇️ 已完成 | 1      | [字节aPaaS新人的start up](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcnXec45AQQiVzHH4GORG2j9e) |                |
| builder基本信息                       | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| builder按钮修改                       | ⛑ 延期   | 0      |                                                              |                |
| 版本管理api确定                       | ⛑ 延期   | 0      |                                                              |                |
| Plugin API review                     | ❇️ 已完成 | 1      | [Service API](https://stack.bytedance.net/team/12159/app/62baaca1855f0d004bedb57c) |                |
| 写完Mock数据表字段/接口               | ❇️ 已完成 | 1      | [Service API](https://stack.bytedance.net/team/12159/app/62baaca1855f0d004bedb57e/database) |                |
| app与builder注册插件相关API           | ❇️ 已完成 | 1      | [Service API](https://stack.bytedance.net/team/12159/app/62baaca1855f0d004bedb57c) |                |
| 竞品调研 - https://retool.com/        | ⛑ 延期   | 0      |                                                              |                |
| 尝试把Service迁移到denomination fresh | ⛑ 延期   | 0      | https://fresh.deno.dev/                                      |                |

### 明日计划

- builder按钮修改（App Builder， 绑定应用/预览应用）
- plugin-config中安装plugin的组件
- plugin已安装/未安装的tag
- 完成闭环

### 后续计划

- plugin设置页面修改
- builder组件抽离
- 迭代2打包上线
- 竞品调研 - https://retool.com/
- 尝试把Service迁移到denomination fresh
- 版本管理api确定

---

## 7月6日

### 今日计划

| 重要工作事项                                       | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| -------------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 确定plugin接口                                     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder按钮修改（App Builder， 绑定应用/预览应用） | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| plugin-config中安装plugin的组件                    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| plugin已安装/未安装的tag                           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成闭环                                           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 修改默认路由                                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 解决引入builder-sdk后线上构建失败                  | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| Service API 修改                                   | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 修复插件界面无法启动
- 插件界面组件/动作面板修复

### 后续计划

- builder-版本管理
- 应用环境：具备线上和预览环境
- 优化信息架构
- 迁移Service API到后端

---

## 7月7日

### 今日计划

| 重要工作事项                       | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ---------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 修复插件界面无法启动               | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 插件界面组件/动作面板修复          | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 迭代2项目上线                      | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 工程化 eslint/huskyprettity | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - Model层                     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - DAO层                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 后端 - Service层 增删改查API
- 后端 - Controller层 封装
- 后端 - 路由配置
- 后端 - 使用TS Mixins 解耦Service层

### 后续计划

- builder-版本管理
- 应用环境：具备线上和预览环境
- 优化信息架构
- 迁移Service API到后端

---

## 7月8日

### 今日计划

| 重要工作事项                       | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                 | 协作方（如有） |
| ---------------------------------- | -------- | ------ | -------------------------------------------------------- | -------------- |
| 后端 - Service层 增删改查API       | ❇️ 已完成 | 1      |                                                          |                |
| 后端 - Controller层 封装           | ❇️ 已完成 | 1      |                                                          |                |
| 后端 - 路由配置                    | ❇️ 已完成 | 1      |                                                          |                |
| 后端 - 使用TS Mixins 解耦Service层 | ❇️ 已完成 | 1      | https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/mixins.html |                |

### 明日计划

- 后端 - 阅读gulu框架官方文档
- 后端 - 跑通请求 Controller-Service-Dao-Model 流程

### 后续计划

- builder-版本管理
- 应用环境：具备线上和预览环境
- 优化信息架构
- 迁移Service API到后端

---

## 7月9日

### 今日计划

| 重要工作事项                                      | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                | 协作方（如有） |
| ------------------------------------------------- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------- | -------------- |
| 后端 - 阅读gulu框架官方文档                       | ❇️ 已完成 | 1      | https://nodejs.bytedance.net/docs/gulu/tutorial/intro   |                |
| 后端 - 修复找不到post请求数据的问题               | ❇️ 已完成 | 1      | https://nodejs.bytedance.net/docs/gulu/basic/controller |                |
| 后端 - 修复service找不到dao的问题                 | ❇️ 已完成 | 1      |                                                         |                |
| 后端 - 跑通请求 Controller-Service-Dao-Model 流程 | ❇️ 已完成 | 1      |                                                         |                |
| 后端 - 从云函数迁移builder api                    | ⛑ 延期   | 0      |                                                         |                |

### 明日计划

- 后端 - 从云函数迁移Service API
- 后端 - 重构router目录结构
- 确定版本管理API结构
- 去除无用数据表

### 后续计划

- builder-版本管理
- 应用环境：具备线上和预览环境（确定应用与builder的线上/预览环境字段）
- 优化首页信息架构
- UiPage数据表字段
- UiPage增删改查API
- 后端AppBuiller有关UiPage的API

---

## 7月11日

### 今日计划

| 重要工作事项                    | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                     | 协作方（如有） |
| ------------------------------- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |
| Mac开发环境/软件配置            | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| OKR编写                         | ❇️ 已完成 | 1      | [刘洋兴「2022 年 7 月 - 9 月」的 OKR](https://people.bytedance.net/okr/user/7111137984358909447/?okrId=7111136227239165980&type=my) |                |
| 试用期目标编写                  | ❇️ 已完成 | 1      | [试用期目标管理](https://people.bytedance.net/people-oe/tenure/probation/own/?lang=zh-CN&open_in_browser=true) |                |
| 后端 - 从云函数迁移Service API  | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 后端 - 重构router目录结构       | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 确定版本管理API结构             | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 去除无用数据表                  | ⛑ 延期   | 0      |                                                              |                |
| 完成Record API Types            | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 后端 - Record Model/Dao/Service | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |

### 明日计划

- 后端 - 解决CORS跨域问题
- 去除无用数据表
- 完成builder-版本管理
- 应用环境：具备线上和预览环境（确定应用与builder的线上/预览环境字段）
- Page数据表字段
- Page增删改查API
- 后端 - AppBuiller有关Page的API

### 后续计划

- 优化首页信息架构
- 后端 - 用户系统接入
- 后端 - 用户权限
- 安装插件具有版本区别

---

## 7月12日

### 今日计划

| 重要工作事项                         | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ------------------------------------ | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 后端 - 解决CORS跨域问题              | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 去除无用数据表                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成builder-版本管理                 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 确定应用与builder的线上/预览环境字段 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| Page数据表字段                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| Page增删改查API                      | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - AppBuiller有关Page的API       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- Api types将record/records拆分到运行时实例
- 后端 - 查询列表返回（草稿/预览/线上）状态
- Builder版本管理接入

### 后续计划

- 优化首页信息架构
- 安装插件具有版本区别，builder安装plugin实例（防止plugin删除后builder崩溃）
- 后端 - 用户系统接入
- 后端 - 用户权限

---

## 7月13日

### 今日计划

| 重要工作事项                                                | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ----------------------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 后端 - 修复版本管理传入所有参数导致无法更新字段的问题       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 修复版本管理更新builder字段导致records列表清空的问题 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 修复版本管理无法更新builder status字段的问题         | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder版本管理接入                                         | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 应用环境：具备线上和预览环境                                | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- builder 设计器界面接入应用页面数据和插件
- 确定信息架构原型方案
- 查询列表返回（草稿/预览/线上）状态

### 后续计划

- builder改成MPA架构
- 修复插件/builder编辑保存功能
- 完成优化信息架构

---

## 7月14日

### 今日计划

| 重要工作事项                             | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ---------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| builder 设计器界面接入应用page数据和插件 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 确定信息架构原型方案                     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 初步重构首页样式                         | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 查询列表返回（草稿/预览/线上）状态       | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 修复插件/builder编辑保存功能             | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 拆分plugin-list到插件开发                | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 初始化market仓库
- 初始化builder-service-sdk仓库
- builder选择app打开（换成下拉选择）
- builder发布记录（跳出对话框填version和description）
- 查询列表返回（草稿/预览/线上）状态
- 确认builder-service-sdk状态/IoC容器

### 后续计划

- 插件市场可见性，参考（https://open.feishu.cn/apps/cli_a2457015d1ba5013/version/create）
- 完成builder-service-sdk的service中app与plugin部分
- 阅读字节SSO接入用户系统文档

---

## 7月15日

### 今日计划

| 重要工作事项                                        | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| --------------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 初始化market仓库                                    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 初始化builder-service-sdk仓库                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder选择app打开（换成下拉选择）                  | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| builder发布记录（跳出对话框填version和description） | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 查询列表返回（草稿/预览/线上）状态                  | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 迁移builder中market部分到market仓库                 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| service-sdk中app部分types定义                       | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| service-sdk中api与api-types引入                     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 确认builder-service-sdk状态/IoC容器                 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- builder-service-sdk单元测试初始化
- service-sdk中plugin部分types定义
- 完成builder-service-sdk的service中app部分
- 完成builder-service-sdk的service中plugin部分

### 后续计划

- 阅读字节SSO接入用户系统文档
- 接入字节SSO用户系统

---

## 7月18日

### 今日计划

| 重要工作事项                                 | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| -------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| builder-service-sdk单元测试初始化            | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| service-sdk中plugin部分types定义             | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成builder-service-sdk的service中app部分    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成builder-service-sdk的service中plugin部分 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 阅读字节SSO接入用户系统文档
- 初步完成user数据表字段确立
- 使用service-sdk替代app list service与app service
- mobx接入service-sdk

### 后续计划

- 使用service-sdk替代plugin list service

---

## 7月19日

### 今日计划

| 重要工作事项                                     | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                     | 协作方（如有） |
| ------------------------------------------------ | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |
| 解耦service-sdk中App/AppList/Plugin/PluginList   | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 解耦App与Pages的关联                             | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 阅读接入用户系统文档                             | ❇️ 已完成 | 1      | [轻服务第三方接入](https://stack.bytedance.net/docs/nodejs/user-system/oauth.html) [飞书网页登陆流程](https://open.feishu.cn/document/common-capabilities/sso/web-application-sso/web-app-overview) |                |
| 初步完成user数据表字段确立                       | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 使用service-sdk替代app list service与app service | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              | @李毅          |
| mobx接入service-sdk                              | ⛑ 延期   | 0      |                                                              |                |

### 明日计划

- Auth service抽离到service-sdk并接入所有package
- service-sdk中将page-service接入app-service进行代理
- mobx接入service-sdk
- builder/app/plugin的userId字段
- 首页显示用户名/头像

### 后续计划

- 使用service-sdk替代plugin list service

---

## 7月20日

### 今日计划

| 重要工作事项                                       | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                     | 协作方（如有） |
| -------------------------------------------------- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |
| Auth service抽离到service-sdk并接入所有package     | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| service-sdk中将page-service接入app-service进行代理 | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| mobx接入service-sdk                                | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| userId字段加入                                     | ❇️ 已完成 | 1      | [轻服务用户系统API](https://stack.bytedance.net/docs/nodejs/api/user.html) |                |
| builder/app/plugin的userId字段                     | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 首页显示用户名/头像                                | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| builder列表显示加载/空图标                         | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 修复样式与布局问题                                 | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |

### 明日计划

- 使用service-sdk替代plugin list service
- 确定builder/app/plugin的permission字段
- 后端 - 完成permission相关接口
- 优化版本发布（弹出表单，填写版本号/版本描述）

### 后续计划

- 完善插件开发上线链路

---

## 7月21日

### 今日计划

| 重要工作事项                                  | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| --------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| apaas-builder中tab切换失效，无法测试插件      | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| apaas-builder插件市场地址点击跳转             | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 使用service-sdk替代plugin list service        | ❇️ 已完成 | 1      |          | @李毅          |
| 确定builder/app/plugin的permission字段        | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 安装插件时安装插件的已发布版本实例            | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 插件列表返回已发布上线的插件           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 完成permission相关接口                 | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 优化版本发布（弹出表单，填写版本号/版本描述） | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 修复插件面板安装后崩溃的问题                  | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 后端 - 检查入参是否符合类型定义
- 后端 - 完成permission相关接口
- 优化版本发布（弹出表单，填写版本号/版本描述）

### 后续计划

- 完善插件开发上线链路
- aPaaS builder 持续集成
- aPaaS builder 帮助中心开发

---

## 7月22日

### 今日计划

| 重要工作事项                                   | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ---------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 后端 - 检查入参是否符合类型定义                | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 后端 - 完成permission相关接口                  | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 修复查询plugin插件列表时返回record信息缺失     | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 发布版本时若没有带recordId则自动创建一条record | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder中预览应用时带pageId                    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 修复query-app返回的builder插件列表为空         | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 给builder发布版本添加信息填写框                | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 优化版本发布（弹出表单，填写版本号/版本描述）  | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| builder列表返回用户信息                        | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 后续计划

1. builder
   1. 版本管理页点击上线时加载按钮
   2. 详情页增加状态tag
   3. 增加发布按钮
2. 后端
   1. 检查入参是否符合类型定义
   2. 完成permission相关api interface定义
   3. 数据表重构，加入运行时概念
   4. 引用对象重构（去除id索引）
   5. 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
   6. 接口文档/用例

---

## 7月25日

### 今日计划

| 重要工作事项                                      | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ------------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 查询plugin列表时过滤userId字段                    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 调通插件本地开发                                  | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 迁移UIPaaS 样式面板插件                           | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 迁移UIPaaS 区块插件                               | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 修复DesignVm类型错误                              | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 初始化apaas-builder-plugins仓库                   | ❇️ 已完成 | 1      |          | @唐词伟        |
| 修复plugin发布时返回meta数据中没有线上版本记录    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 完成permission相关api interface定义               | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 路由path替换为api-types中定义              | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - permission api model/dao/controller/router | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 权限系统函数流                             | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 权限接口ready                              | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 用户列表接口ready                          | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 明日计划

- 后端 - 优化循环
- Service-SDK permission相关
- 线上域名网关部署

### 后续计划

1. builder
   1. 版本管理页点击上线时加载按钮
   2. 详情页增加状态tag
   3. 增加发布按钮
2. 后端
   1. 检查入参是否符合类型定义
   2. 数据表重构，加入运行时概念
   3. 引用对象重构（去除id索引）
   4. 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
   5. 接口文档/用例

---

## 7月26日

### 今日计划

| 重要工作事项                                | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| ------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 修复插件debug不生效的问题                   | ❇️ 已完成 | 0      |          | @李有为        |
| 后端 - 返回permission user meta             | ❇️ 已完成 | 0      |          |                |
| 初始化样式面板package跑通本地编译与开发调试 | ❇️ 已完成 | 0      |          |                |
| 初始化区块插件package跑通本地编译与开发调试 | ❇️ 已完成 | 0      |          |                |
| debug插件优先                               | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 后端模糊查询文档                            | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 迁移UIPaaS 样式面板插件                     | ⛑ 延期   | 0      |          |                |

### 明日计划

- 迁移UIPaaS 样式面板插件
- 迁移UIPaaS 区块插件

### 后续计划

1. builder
   1. 版本管理页点击上线时加载按钮
   2. 详情页增加状态tag
   3. 增加发布按钮
2. 后端
   1. 检查入参是否符合类型定义
   2. 数据表重构，加入运行时概念
   3. 引用对象重构（去除id索引）
   4. 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
   5. 接口文档/用例

---

## 7月27日

### 今日计划

| 重要工作事项                                             | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 后端 - 新增query-published-builder接口                   | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 后端 - 优化循环                                          | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 修复plugin-settings-panel中designer的api变动的兼容性问题 | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 修复plugin-settings-panel导航无效                        | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 接入style-panel到settings-panel                          | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 接入style-engine                                         | ⛑ 延期   | 0      |          |                |
| 迁移UIPaaS区块插件                                       | ⛑ 延期   | 0      |          |                |

### 明日计划

- 后端 - 根据权限返回列表（builder/app/plugin)
- 在builder-sdk内加入runtime插件加载
- 接入style-engine
- 迁移UIPaaS区块插件

### 后续计划

1. builder
   1. 版本管理页点击上线时加载按钮
   2. 详情页增加状态tag
   3. 增加发布按钮
   4. 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
   5. 成员管理宽度设置
2. 后端
   1. 检查入参是否符合类型定义
   2. 数据表重构，加入运行时概念
   3. 引用对象重构（去除id索引）
   4. 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
   5. 接口文档/用例

---

## 7月28日

### 今日计划

| 重要工作事项                                 | 进度     | 已完成 | 相关文档 | 协作方（如有） |
| -------------------------------------------- | -------- | ------ | -------- | -------------- |
| 后端 - 根据权限返回列表（builder/app/plugin) | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 在builder-sdk内加入runtime插件加载           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 接入style-engine                             | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 迁移UIPaaS区块插件                           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 查询已安装插件列表返回最新线上版本           | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |
| 上传apaas-builder-plugins中插件到插件市场    | ❇️ 已完成 | 1      |          |                |

### 后续计划

1. builder
   1. 版本管理页点击上线时加载按钮
   2. 详情页增加状态tag
   3. 增加发布按钮
   4. 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
   5. 成员管理宽度设置
2. 后端
   1. 检查入参是否符合类型定义
   2. 数据表重构，加入运行时概念
   3. 引用对象重构（去除id索引）
   4. 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
   5. 接口文档/用例

---

## 7月29日

### 今日计划

| 重要工作事项           | 进度     | 已完成 | 相关文档                                                     | 协作方（如有） |
| ---------------------- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |
| 完成本周工作总结       | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 准备kunlun开发环境     | ❇️ 已完成 | 1      |                                                              |                |
| 阅读kunlun开发文档     | ❇️ 已完成 | 1      | [Kunlun builder物料开发指南](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcnXtBRgrxAmZuuw1vnq27Emd) |                |
| 阅读kunlun setter文档  | ⛑ 延期   | 0      | [Kunlun builder 2.0 内置 Setter 使用说明](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcnAWTBeC2HKW0xXpiCeT2RHf) |                |
| 阅读kunlun文本物料文档 | ❇️ 已完成 | 1      | [Kunlun 物料 - 桌面端 - 文本](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcnakZcpr43iXswxGY0tcIb1f) |                |

### 明日计划

- 阅读kunlun setter文档
- 完成kunlun text组件开发



目录：[工作日报目录](https://bytedance.feishu.cn/docx/X1hNdOT6OorlLYxsOWrcDAtpnNg) 

下月：[7月工作日报](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcni2rcxKWuv47GwvoMvEZHtc) 